Copyright: 『 Dual Plus For Project 』ヘルプ    by Dual
Citation: ヘルプ内の記述は㈲デュアルの許可なく印刷またはコピーすることはできません。


Start


目　　次

はじめに

必要な実行環境

アドインのインストールとアンインストール

COMアドイン登録と解除

『 Dual Plus For Project  』でできること

 テキスト色変更

 表示レベル指定

 WBSレベル表示

 今日の位置表示

 期間指定

 タスクの単票入力

 エクセルへエクスポート

出力設定

 ヘルプ表示とバージョン情報

その他

使用条件について

ユーザー登録について

よくある質問（FAQ）

変更履歴


はじめに

『 Dual Plus For Project 』をご利用頂きありがとうございます。

『 Dual Plus For Project 』は、当社で作成しているPM（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）関連ソフトでMicroSoft　Project（以降 MSProject）を使用する際の汎用的な機能をCOMアドインとしてまとめた物です。機能そのものはいたって単純なものですが結構便利に使えます。


必要な実行環境

『 Dual　PlusFor Project 』の実行に以下の環境が必要です。

●	Windows９８以降　（ただしMSProject動作可能なOS）

●	MSProject2000 （Ver9.0）以降。

●	Excel2000 （Ver9.0）以降。


アドインのｲﾝｽﾄｰﾙとｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ

インストール

①	 弊社ホームページよりDP4PSetup.exeを任意のフォルダにダウンロードします。

② 	通常のアプリケーション同様、［スタート］-［設定］-［コントロールパネル］で［アプリケーションの追加と削除］をダブルクリックします。［プログラムの追加］を選択し［CDまたはフロッピー］ボタンをクリックしセットアップファイルにDP4PSetup.exe を選択します。

またはエクスプローラからDP4PSetup.exe　をダブルクリックしてもインストールできます。

＊WindowsNT4.0、2000、XPにインストールするには管理者特権を持つユーザーでログオンする必要があります。

③	ダイアログの指示に従い処理を進めます。VB6ランタイムを始めとする必要ファイルがコピーされアドンイがWindowsに登録されます。

④	インストールが行なわれると自動的にCOMアドインとして登録され。MSProject起動時に組み込まれます。アドインが組み込まれると [image] のツールバーが表示されます。これで『 Dual　PlusFor Project 』を使用できる環境は整いました。

アンインストール

①	先ずマイクロソフトプロジェクトを起動しCOMアドインを削除します。

②	通常のアプリケーション同様、アンインストールは「スタート」「設定」「コントロールパネル」で「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリック、｢プログラムの変更と削除｣から　Dual Plus For Project を選択し｢変更/削除｣ボタンをクリックします。

＊COMアドインを削除せずに「アプリケーションの追加と削除」を行なうと、アドインは削除されますがプロジェクトに『 Dual Plus For Project 』ツールバーが残ってしまいます。もし残ってしまった場合は、プロジェクトのメニューの［ツール］－［ユーザー設定］-［ツールバー］の［ツールバー］タブで『 Dual Plus For Project 』を選択して［削除］ボタンをクリックして削除して下さい。


アドイン登録と削除

［COMアドイン］ メニュー

MSProjectの［ツール］メニューに［COMアドイン］が表示されていない場合は以下の手順で追加することができます

①	［ツール］ メニューの ［ユーザー設定］ をポイントして ［ツール バー］ をクリックします。

②	［ユーザー設定］ ダイアログ ボックスで ［コマンド］ タブをクリックし、［分類］ ボックスの一覧の ［ツール］ をクリックします。

③	［コマンド］ ボックスの一覧の ［COM アドイン］ をクリックし、メニュー バーの ［ツール］ メニューにドラッグします。［ツール］ メニューが表示されたら、［COM アドイン］ コマンドを追加する位置をポイントし、マウスのボタンを離します。

④	［ユーザー設定］ ダイアログ ボックスで ［閉じる］ をクリックします。

アドインの登録・解除

①	 ［ツール］ メニューの ［COM アドイン］ をクリックします。

②	［使用できるアドイン］ ボックスの一覧で、［Dual　Plus For Project］をチェックすると使用可能となり ツールバーが表示され、チェックを外すと一時的に解除されツールバーが非表示となります。

＊アドインを完全に削除するにはアンインストールする必要があります。解除をしてもファイルや設定はコンピュータ上に残っています。


　テキスト色変更

	この機能は、MSProjectのメニューの［書式］-［フォント］で色を指定したときと同じです。左側のアイコンには直前に選択した色が表示されます。


　表示レベル指定

この機能は、MSProjectの［書式設定］ツールバーの［表示］とほぼ同様ですが、［書式設定］ツールバーを使用したときは常に全タスクが対象となるのに対し、アドインでは選択された範囲のタスクのみが対象になります。

［達成率100％のｻﾏﾘｰを閉じる］は進捗を見るときに、完了したものは表示せずに見やすくするように用意されたものです。


　WBSレベル表示

選択範囲の一番上のタスクとそのタスクにぶら下がる子孫の最終レベルを表示します。以下の例では選択されたタスクが第2レベル、子孫の最終が第6レベルであることを示します。


　今日の位置表示

ガントチャートまたはカレンダーで今日（操作を行なう日）の位置が表示されるようにします。


　期間指定

ガントチャートの表示を変更します。プロジェクトのメニュｰの［書式］-［タイムスケール］と［プロジェクト］-［フィルタ］を同時に変更します。設定されたフィルタは［ﾏｸﾛ期間指定ﾋﾞｭｰ］という名称でメニュー内に残ります。実行されると各設定値はレジストリに保存され、次回の初期値となります。

［期間］	表示したい期間を選択します。選択値によりタイムスケールが設定されます。各選択による設定を参照するには [image] ここをクリックして下さい。

［開始月］	表示したい範囲の開始月（年）を選択します。選択できる範囲はメニューの［ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ］-［ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ情報］に示される開始日、終了日の範囲です。全期間を選択した場合もこの範囲が対象になります。期間を3年とした場合は年度の選択になります。

［拡大縮小率］	［書式］-［ﾀｲﾑｽｹｰﾙ］で設定する拡大縮小率と同じです。25-1000の範囲で指定します。

［リソース］	表示するリソースを選択します。［すべて］以外を選択するとそのリソースをフィルターにセットします。

［ｸﾘﾃｨｶﾙﾀｽｸ］	クリティカルタスクのみを表示したい場合にチェックします。チェックされるとフィルターにセットします。

［ｻﾏﾘｰﾀｽｸ］	サマリータスクを表示する場合に選択します。チェックが外されるとフィルターにセットします。

＊日付範囲＝［全期間］、リソース＝［すべて］、クリティカルタスクのみ＝［ﾁｪｯｸなし］、サマリータスクを表示する＝［ﾁｪｯｸあり］ のときはフィルタは［すべてのタスク］となります。


期間選択と設定値


　タスクの単票入力

タスクの各入力項目を単票形式で入力します。プロジェクトのガントチャートでは左側のシート部分と右側のチャートに分割されるため表示部が狭く、常に横スクロールまたは表示部を拡大するなどの操作をしなければなりません。項目数が多くなると非常に不便なため、タスクの項目を単票で入力できるようにしています。

ダイアログにはプロジェクトシート上に表示されている列（見えていなくてもスクロールすれば見ることのできる列）のタイトルが表示されます。入力可能な項目は白、入力不可の項目はグレーの背景となります。

入力における主な制約事項

●	プロジェクトの構成に関わるID、WBS　は常に入力不可となります。

●	サマリータスクの開始日、終了日は常に入力不可となります。

●	アウトラインコードは常に入力不可となります。

●	フィールドのユーザー設定で［値のリスト］、［新しい項目フィールドに追加できる］とした場合も追加はできずリストからの選択のみ可能です。

●	数値を変更しても他の条件から実際に変更できない項目があります。例えば終了日ではタスクの制約条件から変更できない場合があります。

	シート部に表示されているタスクの直上または直下の行のタスクへ移動します。データに変更があった場合でも更新はされません。
	データが変更されると有効になります。このボタンが押されたときのみプロジェクトのデータが変更されます。
	ダイアログを閉じます。データに変更があっても破棄されます。


　エクセルへエクスポート

プロジェクトのシート部分だけではなく、ガントチャートの図を含めてエクセルにエクスポートすることができます。プロジェクト同様レベルによって折畳んだり展開することができます。プロジェクトを持っていない相手に印刷結果や図のコピーより柔軟な形で工程表を送ることができますし、エクセルの機能で全体を縮小して見たりなど用途が広がります。

出力の主な特徴

●	エクセルのインデントによりタスク名をツリー表示します。（エクセルの制限により最大15レベル）

●	エクセルのアウトラインとグループ機能により、プロジェクト同様レベルによって折畳んだり展開したりできます。（エクセルの制限により最大8レベル）

●	バーだけでなくエクセルのコネクタでリンク線も描画します。プロジェクトでクリティカルとなっているタスクについては赤色で描画します。

●	基準計画および進捗状況を含めてエクスポートすることができます。

●	エクセル上のバーおよびリンク線にマウスを当てると、その情報がポップアップされます。

●	A1セルのコメントにプロジェクトファイル名と出力設定がセットされます。

進捗状況と基準計画の表示例


区分を月としたときの出力


エクセルへエクスポート(出力設定)

［区分］	区分を選択します。区分に年を選択すると小区分は月、月を選択すると小区分は日となります。区分を付きとした場合は、プロジェクトのカレンダーの休日（非稼働日）はセルを赤で着色します。

［期間］	期間を選択します。区分の選択により開始および終了年または月を選択します。選択できる期間の範囲はメニューの［ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ］-［ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ情報］に示される開始日、終了日の範囲です。また、エクセルに出力可能な列数（255列）から出力項目数を減じた範囲となります。

［リソース］	出力するリソースを選択します。［すべてのリソース］以外を選択するとそのリソースに関わるタスクのみを出力します。

［出力項目］	出力項目には常にIDとプロジェクトシート上に表示されている列（見えていなくてもスクロールすれば見ることのできる列）のフィールド名とタイトルが表示されます。チェックされた項目のみが出力されます。

右クリックするとショートカットメニューが表示され、全選択および全解除を行なうことができます・

［1ヶ月の幅］	出力は小区分に対してエクセルのひとつの列が対応しますので、その幅を入力します。区分が月のときは表示は［1日の幅］となります。

［進捗表現］	進捗状況および基準計画（保存されていた場合）を出力する場合にチェックします。

［ｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ］	プロジェクトにサブプロジェクトが挿入されているときに有効になります。サブプロジェクトのタスクも含めて出力したいときにチェックします、

［ｸﾞﾙｰﾌﾟ化］	エクセルのアウトラインとグループ化を使用して擬似的にプロジェクトのレベル操作を行ないたいときにチェックします。


使用条件について

本ソフトウェアをご使用するには以下の条件に従って頂く必要があります。従えない場合はご使用をご遠慮下さい。

１．著作権について

本ソフトウェアの著作権、その他知的所有権等の一切の権利は、㈲デュアルがその権利を保有しています。

２．使用制限

本ソフトウェアの使用は、パスポートIDを得た単一のコンピュータにおいてのみ非独占的に使用することができます。

３．禁止事項

本ソフトウェアを第三者に販売することはできません。また、本ソフトウェアの全部または一部を翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをしてはならないものとします。

また、何らかの事情で本ソフトウェアの内部情報を得たとしても、一切公表公開をしてはならないものとします。

４．免責事項

本ソフトウェアに関していかなる保証も行いません。本ソフトウェアを使用しまたは運用した結果、直接または間接的に生じる損害に関して一切責任を負わないものとします。

５．サポート

ユーザー登録された方に電子メールにて行います。サポートを受ける為には、氏名、電話番号、メールアドレス、ﾕｰｻﾞｰIDおよびﾊﾟｽﾎﾟｰﾄIDが必要です。


ユーザー登録について

重要!!　 ユーザー登録を行う前に以下の点をご理解下さい。

ユーザー登録（シェアウエア・有料）には、［パスポートID登録］ダイアログに表示されるユーザーIDが必要です。ユーザーIDの通知の手続きが済むと、㈲デュアルよりパスポートIDが発行されます。

* ダイアログは 『 Dual PlusFor Project 』 のツールバー上のボタンを押すと表示されます。

このボタンを押すとクリップボードにユーザーIDがコピーされます。正確を期すためにもなるべくこのボタンを使用して取得して下さい。

送付されたパスポートIDをコピーした後、このボタンを押すと一度にパスポートIDの各ボックスに入力することができます。正確を期すためにもなるべくこのボタンを使用して入力して下さい。コピーするパスポートIDは 英数字を―（ﾊｲﾌﾝ）で繋いだ　####-####-#### （＃には半角英数字が入ります）の形式でなければなりません。

パスポートIDを入力するとユーザーIDを取得したコンピュータ上のレジストリに登録されます。

パスポートIDはコンピュータごとに異なり限定されます。別なコンピュータで実行する場合は別途登録する必要があります。パスポートIDは原則一度だけ発行します。

上記および使用条件を良く読み、同意できる場合にはユーザー登録を行って下さい。


更新履歴

Ver 1.0.0　（2004/06/24）

① 新規リリース。

『 Dual PlusFor Project 』は弊社HP　http://www.u-dual.co.jp/　のダウンロードより最新版が入手できます。


　ヘルプ表示とバージョン情報

ヘルプの表示

ボタンをクリックするとこのヘルプウィンドウに目次を表示します。［期間指定］などのダイアログが表示されているときにF1キーを押すと関連部分のヘルプを表示します。

バージョン情報

Shiftキーを押しながらボタンをクリックするとバージョン情報ダイアログが表示され、現在お使いのアドインのバージョンおよびユーザーIDなどが取得できます。


よくある質問（FAQ）

期間指定

日付範囲と区分の関係は変更できないか？

単票入力

アウトラインコードは入力できないか？

リスト項目で新規項目を追加できないか？

エクセルへエクスポート

プロジェクトで設定したテキストやバーの色を反映できないか

エクセル上で開始日、終了日を変更したらバーに反映できないか

サマリータスクへの重ね合せて表示するを設定しても重ね合せができない


現バージョンでは対応は固定されており変更できません。


プロジェクトからアウトラインコードの定義を取得できない（MSProject 2000段階）ため現バージョンでは入力できません。


プロジェクトからリスト項目の追加属性を取得できない（MSProject 2000段階）ため現バージョンでは入力できません。


プロジェクトからテキストやバーの色の属性を取得できない（MSProject 2000段階）ため現バージョンでは反映することはできません。


現バージョンではエクセルに単純にエクスポートするだけですので連動はできません。


現バージョンではエクセルに単純にエクスポートするだけですので重ね合せには対応していません。